以后要养成“时不时总结一下”的习惯。 Rufus Cuff (Smart Watch) 预计交付时间：2014年11月 已修正为：2015年初 目前状态：正常进行中（可理解的延后交付） 个人评分：★★★☆☆ ALYT (Smart Home Controller) 预计交付时间：2014年10月（大规模生产） 目前状态：首批100台已发货 个人评分：★★★★★ TrackR Bravo (Tracking Tag) 预计交付时间：2015年1月 已修正为：2014年圣诞假期（首批1000台发货） 目前状态：正常进行中 个人评分：★★★★☆ Bistro (Smart Feeder) 预计交付时间：2015年2月 目前状态：无更新 个人评分：★★☆☆☆ Ritot (Projection Watch) 预计交付时间：2015年2月 目前状态：乱七八糟，预计会失败 个人评分：☆☆☆☆☆ Kuna (Decorative Security Camera) 预计交付时间：2015年Q2 目前状态：众筹中 个人评分：N/A QiPack (Mobile Power) 预计交付时间：2014年5月 目前状态：第一批已交货（推迟两个月），第二批要等到11月底交货
（按时间顺序） The Rufus Cuff 首先是The Rufus Cuff智能腕表。这块腕表装有完全版Android 4.4 KitKat，可以独立工作。 三天前Rufus团队刚刚进行一轮投票，让大家来决定界面样式。跟很多众筹项目一样，The Rufus Cuff也延期了一段时间。好在Rufus团队解释了延期的原因，也给出了新的时间表。 我曾经给Rufus团队写信问过一些问题，都得到了答复。在与投资者交流方面，目前Rufus团队是表现最好的。 总体来说项目运营还OK。 ALYT ALYT是一个智能家居中央控制器，支持多种智能家居协议，可以语音控制。 一个月前ALYT团队宣布项目会延期，也解释了原因，但是没有给出具体时间表，只是说8月底会寄出第一批产品。 我曾经试图联系过ALYT团队，但是没有得到答复。与投资者交流这一部分，ALYT团队还有所欠缺。 总体来说，ALYT团队比较安静，项目状况更新也大多数都是参加展会啊什么的，但仍然给人感觉他们在努力做事情。 QiPack QiPack是一个基于Qi无线充电标准的移动电源（充电宝）。 项目进展可以说还算顺利，虽然也延期了一段时间，但是产品做出来了。问题是发货出了问题。而且QiPack团队也没有给出让人信服的解释。目前为止只有最初200个投资者拿到了产品。 我也曾经跟QiPack团队联系过，刚开始的时候还好，后期的时候干脆就没了回复。看项目评论里面，有很多人都遇到了同样的交流问题。甚至有人斥责QiPack团队在搞欺诈。 总体来讲，QiPack团队运作很不成熟，让人感觉他们在试图掩盖什么，团队和投资者之间的信任已经所剩无几了。 Nibbles Nibbles是个智能宠物喂食器。 Nibbles这个项目没有众筹成功。究其原因，Nibbles团队自己都放弃了这个项目。从项目设立以来没有任何状况更新，任何投资人都会捏把汗。好在没有众筹成功，不至于让投资打水漂。 TrackR Bravo TrackR是个蓝牙定位装置。当初投资这个项目的时候，正好家里乱成一锅粥，找东西都找不到，顺势就投了。 TrackR的时间表制定看上去比较合理，技术可行性也很高，团队自我宣传也很出色。但是因为项目刚刚完成众筹，还不清楚后期支持是什么样。 Bistro Bistro主打猫脸识别功能，可以识别不同的喵星人，然后按需求分别喂食。 在投Bistro之前，我曾经投资过Nibbles，因为我是个彻头彻尾的喵奴。Bistro团队很擅长讲故事，从项目一开始就在将各种各样善待喵星人的故事。于是在家里二位猫爷的精神控制之下，投资了Bistro。 在写这篇总结的时候，Bistro还有几个小时就完成众筹。同样，不知道后期支持会是什么样。 Ritot Ritot也是一款智能腕表，但是亮点在于Ritot使用投影技术将信息投射到皮肤上，相比传统的显示屏，显示区域大了不少，设备体积反而更小。 最早看到Ritot的时候，觉得“全世界包邮”有些too good to be true，但是后来分析了一下技术可行性，觉得这个产品在技术方面没有任何问题。所以抱着“不成功就当喂狗了”的心理投了Ritot。 但是，出乎我意料的是，Ritot团队的更新很不错，技术细节十足。估计因为我也是技术出身，所以读着他们的状况更新感觉特别流畅。估计非技术背景的投资者对此会有很大意见。 Ritot还有7天才众筹结束。具体团队运营是什么样子，很难说。